Trung tâm dịch vụ Tổng hợp xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên

https://ttvhttth.tuangiao.gov.vn

HĐND huyện Tuần Giáo thực hiện giám sát chuyên đề

Sáng ngày 12/11, Thường trực HĐND huyện Tuần Giáo do đồng chí Trần Bình Trọng - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn, chủ trì buổi giám sát thực hiện chuyên đề “Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2024 trên địa bàn huyện Tuần Giáo” đối với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Ban QLDA& phát triển quỹ đất.
GS1

Tại buổi giám sát, đoàn đã kiểm tra Hồ sơ, tài liệu, minh chứng liên quan đến thực hiện công tác đầu tư công từ năm 2021-2024 thuộc nguồn vốn Cân đối NSĐP do huyện quản lý và nguồn thu tiền sử dụng đất theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị Ban QLDA và Phát triển quỹ đất và kiểm tra Hồ sơ, tài liệu, minh chứng liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế - Dự toán (thực hiện các công trình dự án đầu tư công) của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện .
 
GS5

Đối với Ban QLDA và Phát triển quỹ đất đã chủ động xây dựng báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu cho đoàn giám sát, bố trí thời gian, thành phần làm việc theo yêu cầu; giải trình, trao đổi, trả lời làm rõ các nội dung yêu cầu của đoàn. Đã thực hiện tốt công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư, lập thẩm định kế hoạch đầu tư công hằng năm, tích cực tham gia đề xuất danh mục đầu tư. Đã quan tâm đến nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, tham mưu cho UBND huyện, đề ra một số giải pháp thực hiện khắc phục khó khăn vướng mắc trong GPMB.
         Cơ bản các dự án được bố trí vốn theo đúng quy định; Số dự án thực hiện đúng thời hạn là: 33 dự án; Số dự án phát huy hiệu quả: 17 dự án (14 dự án đang thi công và thực hiện công tác CBĐT); Số dự án hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả: không có; Số dự án dừng, bị hủy do không bố trí được vốn: 02 dự án.
          Tình hình quyết toán dự án hoàn thành: Tổng số dự án đã được phê duyệt quyết toán từ năm 2021- 2024 là 13 dự án trong đó: Dự án hoàn thành trước 31/12/2020 được phê duyệt quyết toán trong giai đoạn 2021- 2024 là 0 dự án; Dự án hoàn thành từ năm 2021-2024 đã được phê duyệt 13 dự án; Số dự án hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả: không; Số dự án dừng, bị hủy do không bố trí được vốn: 02 dự án.
           Số dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2024 là 24 dự án, các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư đúng theo phân cấp quản lý. Về quy mô, nguồn vốn, khả năng cân đối nguồn lực cho dự án đảm bảo đúng theo yêu cầu nội dung của quyết định phê duyệt.
          Về công tác lựa chọn nhà thầu: Các gói thầu xây lắp đều được thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành. Tổng số gói thầu được đăng tải công khai là 51 gói thầu, trong đó: Chào hàng cạnh tranh qua mạng 9 gói thầu;  Đấu thầu rộng rãi qua mạng 6 gói thầu; chỉ định thầu 36 gói.
           Các dự án sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng về cơ bản đảm bảo theo đúng yêu cầu chất lượng và mục đích sử dụng.
 
GS4

Đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Trong thời gian 2021- 2024, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã thực hiện thẩm định 20 dự án đầu tư công (Nguồn cân đối ngân sách địa phương do huyện quản lý và Nguồn thu tiền sử dụng đất); Các dự án lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán cơ bản đáp ứng được theo đúng trình tự, thủ tục, tiến độ của dự án, đảm bảo chất lượng theo quy định góp phần đẩy nhanh tiến độ của các dự án đầu tư công.
Các dự án đầu tư công trước khi bàn giao đưa vào sử dụng đều được cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định. Hàng năm phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, đánh giá các dự án cần được duy tu, sửa chữa để đưa vào danh mục các công trình cần duy tu, sửa chữa hàng năm theo quy định.
 
GS3

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị có liên quan còn chưa thường xuyên; chất lượng, thành phần hồ sơ của một số dự án chưa đảm bảo dẫn đến hồ sơ phải hoàn thiện, chỉnh sửa theo quy định. Các dự án năm không tập trung, địa bàn trải rộng việc thẩm định thực tế ngoài hiện trường tốn nhiều thời gian; Một số tham mưu đề xuất lập thẩm định chủ trương đầu tư phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Việc phối hợp với các cơ quan trong lập chủ trương đầu tư chưa thường xuyên, sâu sát. Tiến độ triển khai các dự án còn chậm. Còn tồn đọng chậm quyết toán kéo dài; Công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm.
 Tại buổi làm việc các đồng chí thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ một số nội dung, vấn đề cần quan tâm thông qua báo cáo của 02 đơn vị.
 
GS2

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trần Bình Trọng - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2024 trên địa bàn huyện Tuần Giáo của với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Ban QLDA& Phát triển quỹ đất. Đồng chí đề nghị Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Ban QLDA& Phát triển quỹ đất cần chủ động rà soát lại tất cả các dự án được giao để có những kiến nghị, kịp thời tham mưu với UBND huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở các dự án chậm tiến độ; chủ động triển khai những dự án có tính khả thi./.
T/h: Lường Phượng
Trung tâm VH-TT-TH huyện Tuần Giáo


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây